# Przebudowa skrzyżowania na Radojewie

Radna Maria Lisiecka-Pawełczak złożyła interpelację w sprawie harmonogramu inwestycji w rejonie ulic Lubczykowej, Naramowickiej i Radojewo.

Radna prosi o informację jaki jest przyjęty harmonogram prac przez wykonawcę do zakończenia budowy układu komunikacyjnego w rejonie tych ulic oraz czy przewidywane jest ewentualne zamknięcie drogi lub wprowadzenie ruchu wahadłowego przez wykonawcę.

Miasto wyjaśnia, że wskazana inwestycja realizowana jest przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie i obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Radojewo, Naramowickiej, Lubczykowej i Łopianowej. Prace związane z przebudową skrzyżowania prowadzone są etapowo, przy jednoczesnym utrzymaniu przejezdności. Obecnie w tej lokalizacji odbywa się ruch wahadłowy, który w miarę postępu robót będzie przenoszony na kolejne odcinki.

Orientacyjny harmonogram inwestycji przewiduje:

- do połowy września br. zakończenie prac przy kanalizacji deszczowej i podbudowie bitumicznej na pierwszych odcinkach po zachodniej stronie ulicy Radojewo i ulicy Naramowickiej - ruch wahadłowy będzie utrzymany;

- od połowy września br. do początku października br. realizację kolejnych etapów inwestycji po stronie wschodniej ulicy Radojewo i ulicy Naramowickiej wraz ze zmianą organizacji ruchu, o której mieszkańcy będą informowani na bieżąco (na stronie internetowej i poprzez komunikaty przesyłane do Rady Osiedla oraz poprzez wywieszanie informacji w terenie) - ruch wahadłowy będzie utrzymany;

- w okresie od października br. do listopada br. prowadzenie robót na części wschodniej ulicy Naramowickiej oraz na ulicy Lubczykowej (z zachowaniem jej przejezdności), a także kolejnych fragmentach głównego odcinka po stronie wschodniej przy zmienionej organizacji ruchu - ruch wahadłowy będzie miejscami utrzymany;

- w listopadzie br. i grudniu br. wykonanie ostatnich odcinków (na zmianę będzie realizowana część zachodnia ulicy Radojewo - przystanek, potem część wschodnia).

Równolegle trwają prace towarzyszące na poboczach, obejmujące m.in. budowę chodników, zjazdów, drogi rowerowej, przystanków, oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. Miasto podkreśla, że podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą się zmienić m.in. ze względu na warunki pogodowe. Zakończenie zasadniczych robót drogowych planowane jest do końca bieżącego roku.

Poniższa treść została przygotowana przez biuletyn/Wydawnictwo Miejskie Posnania