# Budowa pływalni na os. Piastowskim coraz dalej

Stan surowy otwarty budowanej na os. Piastowskim pływalni został osiągnięty dwa tygodnie wcześniej, niż było to zakładane, mimo że rozbiórka starej pływalni rozpoczęła się z opóźnieniem, ze względu na okres lęgowy ptaków.

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują o postępach na budowie pływalni krytej na Ratajach. Obecnie wykonano już: fundamenty, ściany żelbetowe, ściany murowane, słupy i stropy piwnic oraz parteru, izolacje przeciwwodne i termiczne fundamentów, izolacje posadzek. Zamontowano konstrukcję stalową hali basenowej, w której zainstalowano niecki obu basenów, a na ukończeniu znajduje się budowa drewnianej konstrukcji dachu.

W najbliższych tygodniach zaplanowano wznoszenie ścian parteru oraz działowych, budowę schodów zewnętrznych, a także prace związane z przykryciem dachu i wykonaniem instalacji wentylacyjnych, elektrycznych oraz wod.-kan.

Zakończenie kolejnego etapu - stanu surowego zamkniętego - planuje się na 10 kwietnia.

Podstawowy basen w pływalni będzie miał długość 25 metrów, sześć torów do pływania o szerokości 2,5 m każdy, a taka sama głębokość basenu z obu stron umożliwi rozgrywanie sztafet pływackich. Na terenie pływalni powstanie również basen rekreacyjny, który będzie służył do nauki pływania oraz hydromasażu.

Dodatkowo, w budynku znajdzie się część przeznaczona na fitness oraz mały zespół saun. Powstaną dwie przebieralnie dla grup zorganizowanych, przebieralnia kabinowo-szafkowa, a także zespół przebieralni i natrysków dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie pływalni znajdą się również m.in. pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazynowe oraz mała kawiarnia.

Kończąc realizację inwestycji, wykonawca robót, zagospodaruje teren wokół budynku, tj. dokona nasadzeń zieleni, wybuduje drogę wewnętrzną i miejsca parkingowe oraz obiekty małej architektury.

Uruchomienie basenu planowane jest na wrzesień tego roku, dzięki czemu dzieci z pobliskich szkół nie będą musiały już jeździć na naukę pływania na inne baseny.

PIM, jg