# Dom Kultury AZK na razie ze zbiornikiem bezodpływowym

Radna Sara Szynkowska vel Sęk złożyła interpelację w sprawie braku kanalizacji sanitarnej dla nowo otwartego Domu Kultury w Antoninku.

Radna uczestniczyła w otwarciu Domu Kultury AZK (3 października br.) przy ul. Chocibora 15. Sara Szynkowska vel Sęk ocenia, że obiekt prezentuje się świetnie i stanowi ważne miejsce spotkań dla mieszkańców osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Stanowi bez wątpienia cenny impuls dla życia kulturalnego lokalnej społeczności.

Niepokój radnej budzi fakt, że inwestycja nie została wyposażona w podstawową infrastrukturę sanitarną - chodzi o brak podłączenia do kanalizacji. "Wydaje się to zaskakujące, szczególnie w mieście takim jak Poznań, które od lat zdobywa różne nagrody i wyróżnienia, którymi szczyci się Pan Prezydent, gdzie przy budowie nowych obiektów użyteczności publicznej sprawy sanitarne i infrastrukturalne powinny być standardowo uwzględniane. Dodatkowo zaskakujące było to, że wiele osób, w tym radnych miejskich, którzy brali udział w pracach przygotowawczych, dowiedziało się o tym problemie dopiero podczas samego otwarcia, w rozmowach kuluarowych." - komentuje radna w treści interpelacji.

Sara Szynkowska vel Sęk prosi o wyjaśnienia w kilku kwestiach. Dlaczego nie rozpoczęto budowy kanalizacji sanitarnej równolegle z budową samego ośrodka? Kiedy planowane jest doprowadzenie kanalizacji na ulicę Chocibora, a w szczególności do Domu Kultury? Radna pyta o przeszkody techniczne lub formalne oraz kroki podjęte przez Estradę Poznańską, odpowiedzialną za tę inwestycję. Obawia się również, że brak kanalizacji może mieć wpływ na sposób użytkowania ośrodka. Od strony technicznej prosi o informację jakiego rodzaju szambo zostało zamontowane oraz jakie są koszty jego funkcjonowania. Wreszcie kiedy przewidziane jest podłączenie ośrodka do sieci kanalizacyjnej.

#### Odpowiedź na interpelację

Miasto udzieliło odpowiedzi na wszystkie pytania radnej. Równoczesna budowa kanalizacji (która była w trakcie projektowania przez Aquanet S.A.) oraz Domu Kultury AZK nie była możliwa, ponieważ Spółka Aquanet nie dysponowała jeszcze dokumentacją projektową dla sieci kanalizacyjnej - wymaganą do podłączenia budynku. W projekcie technicznym dotyczącym instalacji sanitarnych Domu Kultury od początku zakładano tymczasowy zbiornik bezodpływowy - na wypadek, gdyby nastąpiła rozbieżność pomiędzy wybudowaniem Domu a budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Chociebora. Obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury, która pozwoliłaby na podłączenie obiektu do sieci kanalizacyjnej. Natomiast na drugi kwartał 2026 roku Spółka Aquanet zaplanowała wybranie wykonawcy inwestycji kanalizacyjnej w ulicy Chociebora.

W czerwcu 2023 roku Estrada Poznańska otrzymała od Spółki Aquanet informację, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chociebora - na odcinku od istniejącej kanalizacji w ulicy Radziwoja do wysokości posesji nr 15 wraz z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej - jest ujęta w "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2023-2026". Zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Gospodarki Komunalnej, aktualnie nie ma w tym zakresie przeszkód formalnych, natomiast tego typu proces inwestycyjny musi być realizowany na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wydanego pozwolenia na budowę oraz zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Estrada Poznańska już w maju 2023 roku (przed rozpoczęciem budowy) podjęła działania zmierzające do przyłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej. Wystąpiła wówczas do Spółki Aquanet o wydanie warunków technicznych dla przyłączenia obiektu do sieci. W odpowiedzi Spółka poinformowała, że skanalizowanie działki przy ul. Chociebora 15 objęte jest rozpoczętą już inwestycją, dla której opracowywano wówczas dokumentację projektową. Informacje wskazywały jednak, że nie jest możliwe przyłączenie działki do sieci kanalizacyjnej w terminie umożliwiającym zakończenie budowy Domu Kultury. Tym samym, aby nie przesuwać terminu oddania obiektu do użytkowania, konieczne było wykonanie zbiornika bezodpływowego. W ocenie Estrady Poznańskiej, brak kanalizacji sanitarnej nie ma wpływu na sposób użytkowania Domu Kultury przez mieszkańców i organizatorów wydarzeń.

Zainstalowany zbiornik bezodpływowy ma pojemność 5 m3. Na chwilę obecną był opróżniany dwukrotnie. Estrada Poznańska zakłada opróżnianie zbiornika raz w tygodniu. Koszty opróżniania zbiornika dotyczą budżetu związanego z utrzymaniem Domu Kultury AZK. Jednorazowy wywóz to koszt około 220 zł brutto.

W drugim kwartale 2026 roku Spółka Aquanet zaplanowała wybranie wykonawcy budowy sieci kanalizacyjnej. Po zrealizowaniu inwestycji do Estrady Poznańskiej (właściciela działki) będzie należało przyłączenie nieruchomości do sieci - na odcinku od budynku do studzienki na terenie działki.

MM/WMP

Powyższa treść została przygotowana przez biuletyn/Wydawnictwo Miejskie Posnania