# Stan realizacji inwestycji na Strzeszynie

Radny Marcin Ruta złożył interpelację w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: budowa ul. Literackiej oraz rozbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Krajeneckiej, a także uzgodnień dotyczących układu drogowego wokół osiedla Nowy Strzeszyn.

Radny przypomina, że zgodnie z informacjami przekazywanymi publicznie oraz podczas spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich, postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte, a wykonawca podpisał już umowę. Jednocześnie Marcin Ruta stawia pytania dotyczące dalszych etapów realizacji inwestycji oraz jej wpływu na funkcjonowanie tej części miasta. Radny prosi o informację na jakim etapie znajduje się obecnie proces podpisywania umowy przez Miasto Poznań; jaki wariant realizacji inwestycji został ostatecznie wybrany oraz o szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji.

Powraca również do kwestii inwestycji infrastrukturalnych, które - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - miały być realizowane przez dewelopera odpowiedzialnego za budowę osiedla Nowy Strzeszyn. Na początku obecnej kadencji Marcin Ruta zwracał się do przedstawicieli Miasta z pytaniami dotyczącymi tego zakresu. Brałem udział w spotkaniach organizowanych przez dewelopera z mieszkańcami oraz w spotkaniu z udziałem ZDM, podczas których wskazywano na określone zobowiązania dewelopera w zakresie budowy i przebudowy układu drogowego w otoczeniu osiedla, a także procedur koniecznych do uzgodnienia inwestycji między inwestorem a Miastem. Radny nie uzyskał informacji o postępach w realizacji tych ustaleń. Dlatego ponownie pyta na jakim etapie znajdują się obecnie uzgodnienia pomiędzy Miastem a deweloperem. W szczególności prosi o wskazanie: czy zawarto już (bądź czy planuje się w najbliższym czasie) porozumienie określające zakres i sposób realizacji tych inwestycji przez dewelopera; jakie odcinki infrastruktury drogowej objęte są tymi uzgodnieniami oraz jaki jest przewidywany harmonogram realizacji tych działań.

Miasto odpowiada radnemu informując, że 30 stycznia br. spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie (inwestor zastępczy), podpisały umowę z wykonawcą prac. Prognozowany termin podpisania początkowo przypadał na grudzień 2025 roku. Opóźnienie było spowodowane wydłużeniem terminu składania ofert.

Inwestycja będzie realizowana zarówno w zakresie podstawowym, jak i opcjonalnym. Przyjęty wariant obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac przewidzianych w projekcie. Zakres podstawowy obejmuje: budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; rozbudowę ulicy Krajeneckiej wraz m.in. z kanałem technologicznym, i oświetleniem; budowę ulic Waśniowskiej i Lirycznej wraz m.ni. z kanałem deszczowym, technologicznym i oświetleniem. Zakres opcjonalny obejmuje budowę ulicy Literackiej wraz z m.in. kanałem deszczowym, technologicznym i oświetleniem.

Aktualnie Miasto nie dysponuje szczegółowym harmonogramem realizacji inwestycji. ZDM oczekuje na jego przekazanie przez wykonawcę. Ogólny harmonogram niezbędny do wskazania prac do realizacji jest następujący: etap pierwszy - budowa zbiornika retencyjnego oraz budowa ul. Literackiej; etap drugi - budowa ul. Krajeneckiej; etap trzeci - budowa ulic Waśniowskiej i Lirycznej, budowa kanału deszczowego w ul. Biskupińskiej.

Odnośnie uzgodnień między Miastem Poznań a deweloperem dotyczące budowy i przebudowy układu drogowego wokół osiedla Nowy Strzeszyn, ZDM oczekuje na przekazanie przez inwestora realizującego zabudowę mieszkaniową, poprawionej zgodnie z uwagami dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odcinków ulic: Hanny Malewskiej, Epickiej i Wincentego Różańskiego.

MM/WMP

Powyższa treść została przygotowana przez biuletyn/Wydawnictwo Miejskie Posnania